Модуль сделан как Расширение под УНФ 3.0 (начиная с версии УНФ 3.0.11.142) - без изменения основной конфигурации 

Включает составление сметы по разделам, в смете можно сделать на закладке "Основная" предварительную смету, на закладке "Рабочая" уже согласованная смета, также отдельно в смете выделяются при записи в отдельные закладки Материалы и Работы, на каждый раздел можно указать "Сроки выполнения работ", для материалов можно определить это "Материалы подрядчика" или "Материалы заказчика", также можно выделить материалы по какому разделу можно уже заказывать через отметку "Заказать". На закладке "Материалы" по разделу который открыт для заказов поставщику - по выделенному разделу можно создать Заказ поставщику, который привязвается к смете и определенному разделу (необходимо для дальнейшего план-факт анализа по разделам сметы), также на основании сметы можно создать документ "КС Реализация", он также формируется по разделам - из него формируется печатные формы "КС-2" и "КС-3". Из сметы можно сформировать печатные формы "Коммерческое предложение", "Ведомость договорной цены", "Материалы по смете", "План/Фактный анализ Заказов Материалов", "Работы по смете", "Суточно-месячный график выполнения работ", "График производства работ", "Остаток по смете", "Сравнение смет основной и рабочей". На закладке "Работы" для каждого вида работ можно указать "Сроки выполнения работ" на основании которых формируется печатная форма из сметы "График производства работ" по месяцам. При поступлении материалов можно указать по какому заказу поставщику пришел материал, для одной строки документа поступления можно указать несколько заказов поставщику.